<span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">jym（姜亚梅），tj（陶静），zqq（章倩倩），ct（程统），sg（孙庚）</span><br /><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">需求池：</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">1，需求池转需求，可以指派人员去操作拆分为用户需求或研发需求-----明确拆分人以及对应权限</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">2，需求池的需求如何知道哪些需求是拆解过哪些没有拆解过，需要有状态标记-----需求池内的需求状态增加已拆分</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">3，审核通过后再指派人员（ct）------审批人不清楚谁来负责需求，需要在需求审批通过之后才能去做指派人员的操作</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">4，客户需求文档对标用户需求，研发需求（sg）------ 咨询服务（客户方的大型文档工具为confluence）</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">5，需求计划与迭代进行关系关联（ct）------&nbsp; 计划与迭代的需求范围对比，关联关系</span><br /><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">项目：</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">1，默认立项审批已通过；------&nbsp; 项目章程内容缺失</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">2，项目代号生成规则（tj）--- （优先级低）</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">3，创建项目未存在产品，项目有了之后有了产品，新建产品和新建项目负责人可能不是同一个（ct）----- 有待确认，实现难度高</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">4，项目信息自主配置搭建，工作流（tj）----- 支持</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">5，外部人员权限问题，涉及厂商配置（ct）----- 厂商以及对应人员管理，权限可配置</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">6，（访问权限）组织架构调整下，需要调整哪些东西，需要列一个清单（ct）----- 实现难度高，方案有待商榷</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">7，质量保证计划-检查对象（tj）---- 结合项目内过程裁剪设置情况和对应的常用qa，默认展示，进行批量创建（裁剪结果-检查对象一一对应展示）</span><br /><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">阶段：</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">1，阶段的主要阶段章程需要固定，不需要反复维护这个，修改需要审批，审批通过即生效 ----- 项目模板复制， 增加（增删改）阶段审批</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">2，阶段变更不影响对应阶段下的任务（qq）----- 阶段变更做变更管理，子阶段和任务：变更中不影响</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">3，批量变更操作&nbsp; ----- 结合变更管理可实现（变更管理为前提）</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">4，通知列表 ---- 优先级低</span><br /><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">统计</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">1，导出字段可自定义（tj） ----- 自定义sql</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">2，查看所有项目的进度完成情况报表（多个维度，时间筛选，团队，部门）</span>