<span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">
</span><h2 style="color:#313C52;background-color:#FFFFFF;">整体业务流程（目前）</h2>
<div>1，提交工单，需要业务部门审批</div>
<span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">2，审批通过后，需要识别相关团队，并指派到对应的需求负责人</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">3，需求负责人进行需求澄清</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">4，需求澄清后需要将需求发送给各业务部门对接人</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">5，业务部门对接人对需求进行优先级排序</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">6，收集所有业务部门排序表并根据优先级制作排期</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">7，与业务部门对接人确认排期（评估工时等内容）</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">8，确认无误后，拆分工单到各个研发团队的团队长</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">9，团队长确认需求是否为自己主管部门提出（若不是则需要进行审核确认）</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">10，需求下发对应人员，需求分析并编写需求文档</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">11，需求评审</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">12，开发阶段</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">13，测试阶段</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">14，上线验收</span><br /><p style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;"><br /></p>
<h2 style="color:#313C52;background-color:#FFFFFF;">需求调研</h2>
<p style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">按照流程图操作</p>
<span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">拆解需求到版本火车排期出来 均在线下</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">需要能看到工单是否延期，并提醒相关干系人和团队长等人员</span><br /><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">需求池中评审需求时暂时不会指派或通知指定人员；</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">待处理中需要展示新增的工单；</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">工单内需要增加初步澄清的内容填写；（评估工时，澄清内容后状态变更为已澄清）</span><br /><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">需求发给指定业务部门的对接人进行需求优先级排序（是否能在截止日期前完成）</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">澄清：澄清新的单子</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">排序：对池子中已澄清且未开始的单子进行排序</span><br /><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">澄清确认后，需要将工单的需求纳入排期（需要展示哪个排期，状态也要修改）</span><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">紧急工单需求问题（可能会替换排期内的工单）</span><br /><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">需求池拆解需求希望批量拆解到不同的系统（产品）中</span><br /><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">客户需求文档的可用性（如何及时更新工单需求文档）</span><br /><br /><span style="font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">需求转任务后需要通知需求评审人</span>